Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông Bảo Yên

https://truyenhinhbaoyen.vn

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Phố Mới - Bảo Hà

Nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, tuyến đường Phố Mới - Bảo Hà sẽ được khánh thành. Các đơn vị thi công đang tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các phần việc cuối cùng của dự án.

Những ngày tháng 8/2021, có mặt tại công trường thi công gói thầu số 13, chúng tôi nhận rõ không khí nhộn nhịp, khẩn trương của một công trình trọng điểm. Gói thầu số 13 thi công xây dựng đoạn Km0 - Km27 qua địa phận xã Vạn Hòa (thành phố Lào Cai), xã Thái Niên (huyện Bảo Thắng) do nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi - Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển HUGIA thực hiện, tổng giá trị hợp đồng 242,16 tỷ đồng. Trong phạm vi gói thầu có 4 km tuyến tận dụng; 10,5 km tuyến nâng cấp, cải tạo; 12,5 km mở mới; 11 cầu. Gói thầu này không chỉ có khối lượng công việc lớn mà còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng khiến nhiều hạng mục bị đình trệ. Tuy nhiên, chủ đầu tư và chính quyền địa phương đã tích cực phối hợp, tháo gỡ từng nút thắt.
Thi công gói thầu 13 đoạn qua xã Thái Niên.

Ông Đỗ Khắc Tuyển, Chỉ huy trưởng công trường cho biết: Những ngày này, liên danh nhà thầu huy động hơn 100 công nhân với lượng lớn phương tiện, thiết bị chia thành 6 mũi thi công liên tục, dự kiến cuối tháng 8 sẽ thảm nhựa.

Tại gói thầu xây lắp 15 Km35 - Km44, qua các xã Trì Quang (Bảo Thắng), Kim Sơn (Bảo Yên), liên danh Công ty TNHH Đông Á - Công ty TNHH Thịnh Vượng cũng đang gấp rút thảm nhựa mặt đường và hoàn thiện các hạng mục lắp đặt cống, thi công đường dẫn lên cầu. Lũy kế giá trị thực hiện đến nay đạt 80%. Ông Nguyễn Phi Long (Công ty TNHH Đông Á), phụ trách thi công gói thầu 15 cho biết, do dịch bệnh diễn biến phức tạp và thời tiết thất thường khiến nhà thầu nhiều lần phải dừng thi công, ảnh hưởng lớn tới tiến độ chung. Tuy nhiên, với quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ theo hợp đồng ký kết, nhà thầu đã huy động tối đa phương tiện, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo bàn giao theo đúng kế hoạch.

Trong các gói thầu thi công thì gói thầu 16 từ Km44 đến Km54 thuộc địa phận xã Kim Sơn (huyện Bảo Yên) đạt tiến độ tốt nhất. Đến nay, toàn bộ gói thầu đã hoàn thành, nhà thầu đang chuẩn bị các bước để bàn giao. Một số vướng mắc của gói thầu liên quan đến việc hoàn trả đường tỉnh 161 do nhà thầu vận chuyển vật liệu, hiện nhà thầu đang thi công hoàn trả mặt đường. Ban Quản lý dự án ODA đang làm các thủ tục để bàn giao, đồng thời nhà thầu khắc phục một số vị trí trên tuyến trước khi đưa vào sử dụng.
Anh duong ODA 3
Nhiều đoạn Dự án Đường kết nối Ga Phố Mới - Ga Bảo Hà (Lào Cai) - huyện Văn Yên (Yên Bái) đang được thảm nhựa.

Dự án Đường kết nối Ga Phố Mới - Ga Bảo Hà (Lào Cai) - huyện Văn Yên (Yên Bái) và trung tâm huyện Văn Bàn (Lào Cai) - huyện Văn Yên (Yên Bái) giai đoạn 1 có tổng chiều dài toàn tuyến 64,19 km, đi qua 7 xã, thị trấn, trong đó mở mới 22,5 km. Điểm đầu tuyến tại Khu Công nghiệp Đông Phố Mới (thành phố Lào Cai), điểm cuối tại huyện Bảo Yên (giáp xã Lăng Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), thiết kế với quy mô đường cấp V miền núi. Toàn tuyến có 23 cầu, xây dựng mới 20 cầu, tận dụng 3 cầu (trong đó 1 cầu lớn, 11 cầu trung, còn lại là cầu nhỏ), bề rộng cầu 7,5 m, riêng cầu Bảo Hà rộng 15,5 m, cầu Làng Giàng rộng 10,5 m. Dự án có tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (700 tỷ đồng), vốn ngân sách tập trung giai đoạn 2017 - 2020, vốn ngân sách tập trung giai đoạn 2021 - 2025. Công trình khởi công năm 2019.

Trong triển khai thực hiện dự án gặp không ít vướng mắc như thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường sắt. Các thủ tục phức tạp kéo dài dẫn đến chậm cấp phép ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Phương án tổ chức thi công rất khó khăn do là đoạn mở mới, không có đường tạm để vận chuyển vật liệu, khối lượng đào đắp rất lớn… Tuy nhiên, với sự chủ động, tích cực của Ban Quản lý dự án ODA và nỗ lực của các nhà thầu, từng nút thắt đã được tháo gỡ. Theo Ban Quản lý Dự án ODA tỉnh, với tiến độ như hiện nay, dự án sẽ đảm bảo khánh thành đúng dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Tác giả bài viết: Mạnh Dũng

Nguồn tin: Báo Lào Cai điện tử

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây