Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông Bảo Yên

https://truyenhinhbaoyen.vn

Bảo Yên đẩy nhanh tiến độ làm nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Cùng với tập trung khôi phục sản xuất, thời gian này, cấp ủy, chính quyền và người dân huyện Bảo Yên đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, làm nhà mới, giúp người dân vùng thiên tai an cư.

Tại khu ở mới thôn 3 Là, xã Xuân Thượng, những tiếng khoan, cắt, máy trộn bê tông vang lên rộn ràng. Các hộ dân có nhà bị cuốn trôi, hư hỏng do hoàn lưu bão số 3 (Yagi) vừa qua đang đẩy nhanh tiến độ để kịp dọn về ở trước tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Chỉ một thời gian ngắn nữa, những ngôi nhà mới sẽ lấp đầy khoảng đất trống, hứa hẹn một cuộc sống mới an toàn, tươi vui.

Gia đình anh Tráng A Hồng, thôn 3 Là bị ảnh hưởng nặng nề bởi hoàn lưu bão số 3. Thiên tai đã cướp đi sinh mạng của 3 thành viên trong gia đình, ngôi nhà cũng bị lũ cuốn trôi cùng toàn bộ tài sản. Với sự sẻ chia của các nhà hảo tâm, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, người thân trong gia đình, anh Hồng đã có kinh phí và tìm được vị trí làm nhà mới an toàn. Hiện, anh đang khẩn trương thi công ngôi nhà cấp 4, phấn đấu xong trước tết Nguyên đán.

anh tin bai

Ngôi nhà anh Tráng A Hồng thôn 3 Là xã Xuân Thượng đang đẩy nhanh tiến độ

Từ nguồn hỗ trợ 100 triệu đồng của các mạnh thường quân K26 Đại học luật Hà Nội, sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 của anh Lù Seo Dần, thôn Múi 3, xã Yên Sơn đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Trước đó, mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 đã cướp đi sinh mạng của 3 người thân trong gia đình anh Dần, ngôi nhà bị sập đổ nhà hoàn, mất toàn bộ tài sản.

Theo thống kê đợt 1, huyện Bảo Yên ban hành quyết định phê duyệt danh sách 414 hộ dân có nhà bị ảnh hưởng, trong đó 287 nhà làm mới, 127 nhà phải sửa chữa; đợt 2 có tổng số 106 nhà, trong đó 67 nhà phê duyệt mới (đính chính số liệu 39 nhà đợt 1); đợt 3 có tổng số 20 nhà sửa chữa.

Đến nay, đối với 287 hộ làm nhà mới, có 284/285 hộ (2 hộ không có nhu cầu) đã có mặt bằng, đạt 99,65%; trong đó, 62 hộ đã xây dựng xong, 207 hộ đang tiến hành xây dựng; 15 hộ chưa xây dựng; 1 hộ chưa có mặt bằng (xã Xuân Hòa, hiện địa phương đang triển khai tìm mặt bằng và phấn đấu thi công xong trước 31/12/2024).

Đối với 214 hộ sửa chữa (đợt 1, 2, 3), có 116 nhà đã sửa chữa xong, 38 nhà đang tiến hành sửa chữa, 60 nhà chưa sửa chữa xong.

anh tin bai

Bàn giao nhà cho anh Lù Seo Dần Múi 3 xã Yên Sơn

Đến thời điểm này, Bảo Yên đã giải ngân được 7,9 tỷ đồng; phấn đấu đến hết 31/12/2024 hoàn thành 100% nhà làm mới và sửa chữa do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3.

anh tin bai

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Hoàng Quốc Bảo thăm, động viên các hộ dân diện di dời khẩn cấp tại xã Việt Tiến

Để đẩy nhanh tiến độ, huyện Bảo Yên đề ra các giải pháp: đối với trường hợp chưa tìm được mặt bằng, huyện đã chỉ đạo xã Xuân Hòa trực tiếp cùng người dân tìm kiếm, lựa chọn các vị trí phù hợp, khẩn trương san gạt mặt bằng triển khai xây dựng nhà, thời gian xong trước 31/12/2024; đối với các trường hợp đã san gạt mặt bằng, khởi công xây dựng, phân công các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách xã trực tiếp đôn đốc; lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan đơn vị, công chức xã phân công phụ trách, đôn đốc từng hộ gia đình để hoàn thành đúng tiến độ; chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất...

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Bảo Yên tiếp tục huy động mọi nguồn lực để khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở, giúp người dân vùng thiên tai nhanh chóng "an cư lạc nghiệp".

Tác giả bài viết: Thu Dịu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây