Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông Bảo Yên

https://truyenhinhbaoyen.vn

Hoàn thành đổ bê tông cột móng đầu tiên tại gói thầu số 2, dự án đường dây 500kv Lào Cai - Vĩnh Yên

Sau hai tuần khởi công đồng loạt các vị trí móng cột, ngày 17/4, nhà thầu thi công gói thầu số 2, dự án Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đã hoàn thành đổ bê tông cột móng đầu tiên tại vị trí VT90 thuộc xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên.

Gói thầu số 2 khởi công chậm hơn các gói thầu trên toàn tuyến dự án hơn một tháng tuy nhiên với việc triển khai tổ chức thi công đồng bộ, quyết liệt, hiện nay gói thầu này đã dần bắt kịp tiến độ các gói thầu khác. Một trong những những yếu tố góp phần đẩy nhanh tiến độ là Ban điều hành gói thầu đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận trong Nhân dân sớm thống nhất phương án bồi thường đất đai, hoa màu phục vụ mở đường công vụ. Nhờ đó ngay sau khi được bàn giao vị trí móng cột, các tổ đội thi công đã nhanh chóng tiếp cận vị trí để thi công liên tục từ mở đường công vụ đến san gạt mặt bằng, đào hố móng. So với các vị trí cột khác trên toàn tuyến, đây là vị trí cột có hướng tiếp cận tương đối thuận lợi, xe chở bê tông tươi có thể đến công trường tuy nhiên các công nhân vẫn phải mất thêm một bước chuyển tải bằng gầu máy xúc từ xe bồn vào vị trí móng. Để hoàn thành vị trí móng này phải dùng tới 130m3 bê tông.

anh tin bai

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đã hoàn thành đổ bê tông cột móng đầu tiên tại vị trí VT90 thuộc xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên

Đội thi công số 12, Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4 được giao thi công từ vị trí VT90 đến VT93 chủ yếu trên các đỉnh núi, tiếp cận khó khăn. Với tinh thần gấp rút, khẩn trương để đảm bảo tiến độ chung của dự án, ngay sau khi được giao vị trí thi công, đơn vị đã nhanh chóng đưa máy máy, phương tiện vào công trường. Cùng với vị trí cột VT90, các vị trí cột khác cũng đang được đẩy nhanh tiến độ san gạt đường công vụ, đào hố móng, ghép sắt chân đế chuẩn bị đổ bê tông.

anh tin bai

Việc hoàn thành đổ bê tông vị trí cột đầu tiên vượt tiến độ khẳng định quyết tâm của nhà thầu

Hiện nay đơn vị  thi công Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 4, đơn vị phụ trách thi công gói thầu số 2 đã đào móng thi công được 19/47 vị trí móng cột, cùng với vị trí móng cột VT90, các đội thi công cũng đã thông báo nhiều vị trí cột khác đã sẵn sàng đổ bê tông trong những ngày tới.

Tác giả bài viết: Trọng Điểm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây