Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông Bảo Yên

https://truyenhinhbaoyen.vn

UBND huyện Bảo Yên tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND huyện với các hộ dân thuộc phạm vi thực hiện dự án nâng cấp, chỉnh trang các tuyến đường nội thị Phố Ràng.

Ngày 26/10 UBND huyện Bảo Yên tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND huyện Tô Ngọc Liễn với các hộ dân thuộc phạm vi thực hiện dự án nâng cấp, chỉnh trang các tuyến đường nội thị Phố Ràng. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo MTTQ Việt Nam, Ban Dân vận huyện ủy, các phòng ban chuyên môn và các hộ dân thuộc phạm vi thực hiện dự án nâng cấp, chỉnh trang các tuyến đường nội thị Phố Ràng.

Công trình nâng cấp, chỉnh trang các tuyến đường nội thị Phố Ràng, huyện Bảo Yên được triển khai làm với 13 tuyến đường. Chủ trương vận động nhân dân hiến đất và các tài sản trên đất  (trừ tài sản nhà ở, bếp kiên cố), để nâng cấp, cải tạo, làm mới các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Bảo Yên. Công trình  được  khởi công xây dựng  từ ngày 19/6/2022, trong đó có 5/13 tuyến cần phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng bao gồm: tuyến đường Gốc Gạo, Nghị Lang, Phúc Khánh 1, Phúc Khánh 2, Lương Thế Vinh, trong đó: Tuyến Lương Thế Vinh tổng số hộ bị ảnh hưởng 47 hộ, đến nay, 100% các hộ đã đồng ý hiến đất và tài sản để phục vụ thi công. Tuyến Phúc Khánh , tổng số hộ bị ảnh hưởng 23 hộ, đến nay đã có 20/23 hộ đã đồng ý hiến đất và tài sản trên đất. Tuyến Gốc Gạo tổng số hộ ảnh hưởng 53 hộ. Tuyến Nghị Lang, tổng số hộ ảnh hưởng 20 hộ. Tuyến Phúc Khánh 2 tổng số hộ ảnh hưởng 07 hộ. Ban QLDA ĐTXD đã phối hợp với UBND thị trấn Phố Ràng cắm mốc ranh giới đến từng hộ gia đình. Qua thăm dò ý kiến dư luận và Báo cáo của UBND thị trấn Phố Ràng thì cơ bản các hộ dân trên các tuyến đường đều ủng hộ chủ trương, tuy nhiên còn một số hộ chưa đồng thuận. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành đạt 60% khối lượng công việc, bao gồm: Rãnh thoát nước tuyến Lương Thế Vinh, thảm bê tông nhựa các tuyến Quang Trung, T1, T2, T3, Trần Phú, Xuân Diệu, Chu Văn An; đang tổ chức thi công nền đường và bù vênh cấp phối đá dăm tuyến Lương Thế Vinh, rãnh thoát nước tuyến Lê Quý Đôn, nền đường tuyến T1 (đoạn mở mới), cống thoát nước tuyến Phúc Khánh 1, lắp đặt tấm rãnh tam giác tuyến Trần Phú và thi công các cấu kiện đúc sẵn.

doithoaipr
Các hộ dân phát biểu ý kiến, kiến nghị.

Tại hội nghị các các hộ dân đã đưa ra 15 ý kiến nội dung tập trung vào các vấn đề: Đề nghị sau khi hoàn thành nâng cấp các tuyến đường, nhà nước cần đầu tư làm đồng bộ hệ thống đường nước sạch sinh hoạt và hệ thống điện chiếu sáng; Phải  lấy tim đường cũ làm chuẩn để tạo sự công bằng cho các hộ dân 2 bên đường bị ảnh hưởng để hiến đất; Làm tốt công tác tuyên truyền, công khai diện tích đất, vị trí đất  mà các hộ dân cần phải hiến để người dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát; Đề nghị nhà nước cho hoán đổi đất; nhà nước có chính sách hỗ trợ những hộ gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại  nhiều về đất và tài sản trên đất. Đề nghị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng đến đâu tiến hành thi công, công trình đến đó.

Tại hội nghị, đại diện lãnh  UBND thị trấn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện giải trình, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri hợp tình hợp lý, hợp lòng dân.

 
Đc Tô Ngọc Liễn Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Tô Ngọc Liễn - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị đồng chí Tô Ngọc Liễn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo trong thời gian tới, huyện Bảo Yên tổ chức thành lập ngay tổ công tác do đồng chí Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm tổ trưởng, Phó chủ tịch UBND thị trấn Phố Ràng làm tổ phó, tổ chức rà soát, đo đạc, vẽ, lập biên bản hiện trạng diện tích, vị trí đất cần hiến để gửi đến từng  hộ dân; Đo đạc lấy tim đường cũ làm chuẩn tạo sự công bằng cho các hộ dân; UBND thị trấn Phố Ràng thành lập đội đặc biệt hỗ trợ các hộ dân đặc biệt khó khăn không tự tháo dỡ, vận chuyển tài sản trên đất giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho nhà thầu thi công, công trình. Phấn đấu đến hết ngày 30/12 ( âm lịch) sẽ hoàn thành các tuyến đường.

Tác giả bài viết: Minh Huyền

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây