Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông Bảo Yên

https://truyenhinhbaoyen.vn

Hội đồng nhân dân huyện Bảo Yên tổ chức giám sát chuyên đề về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình giai đoạn 2021 đến nay.

Thực hiện Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình giai đoạn 2021  đến nay. Ngày 19/4 Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Bảo Yên do đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh Lào Cai, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn tổ chức giám sát chuyên đề về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình giai đoạn 2021 đến nay. Tham dự có đồng chí Trần Trọng Thông – Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Công Tư – Phó chủ tịch HĐND huyện, cùng các đồng  chí trưởng các Ban HĐND huyện, lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn.



Giai đoạn từ năm 2021 đến nay,  huyện Bảo Yên đầu tư xây dựng 32 dự án, trong đó Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện được giao làm chủ đầu tư 23 dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện 9 dự án. Đến nay, đã có 3 Dự án đã hoàn thành chờ quyết toán còn lại các dự án đang triển khai thi công xây dựng; lựa chọn đơn vị thi công  và đang thực hiện giải phóng mặt bằng, đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

anh tin bai
Quang cảnh  buổi giám sát.

Nguyên nhân một số dự án tiến độ triển khai xây dựng chậm là do một số dự án phải thực hiện điều chỉnh chủ trương, điều chỉnh thiết kế để phù hợp với quy hoạch và nguồn lực theo từng giai đoạn đầu tư, do đó tiến độ hoàn thiện hồ sơ và công tác thẩm định dự án chậm so với kế hoạch đề ra như dự án  Trung tâm bảo tồn và giao lưu văn hoá dân tộc Tày xã Nghĩa Đô,  San tạo mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật khu vực hồ sinh thái Phố Ràng, huyện Bảo Yên,... Một số dự án phải xin ý kiến tham gia của Bộ, ngành trung ương; đơn vị tư vấn thiết kế chưa chủ động trong công tác hoàn thiện hồ sơ như dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đền Bảo Hà. Một số dự án gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt mặt, phương án bố trí tái định cư như dự án xây dựng ki ốt bán hàng, đền Bảo Hà, huyện Bảo Yên; vướng mắc giải phóng mặt bằng 4 hộ không di chuyển ở cuối dãy Ki ốt số 2, do đó không triển khai thi công hoàn thiện dự án.

 

Tại buổi làm việc đồng chí Trần Trọng Thông – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBNB huyện phát biểu đề ra các chủ trương giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn: Rà soát các công trình đã hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ, lập báo cáo quyết toán để trình cấp có thẩm quyền thẩm tra phê duyệt quyết toán. Tham mưu cho UBND huyện đề nghị HĐND huyện ghi kế hoạch vốn các công trình hoàn thành quyết toán để tất toán công trình. Rà soát các danh mục đã được giao chuẩn bị đầu tư, đôn đốc các đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn năm 2023 để khởi công xây dựng. Huy động nguồn lực, phân bổ nguồn vốn, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh Lào Cai, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo. Trong thời gian tới, HĐND huyện Bảo Yên  tiếp tục triển khai thống nhất với UBND huyện và các Phòng, Ban chuyên môn về nội dung giải quyết vấn đề khó khăn vướng mắc trong triển khai các công trình dự án trên địa bàn huyện từ năm 2021 đến nay; Các cơ quan chuyên môn phát huy tính chủ động, năng động trong việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án; Phối kết hợp tốt giữa ngành, cơ quan chuyên môn tỉnh, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ  thi công các công trình dự án trên địa bàn.

Tác giả bài viết: Minh Huyền

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây