Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông Bảo Yên

https://truyenhinhbaoyen.vn

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án tái thiết khu dân cư nông thôn Làng Nủ

Sáng ngày 2/11, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án tái thiết khu dân cư nông thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Về phía huyện Bảo Yên có đồng chí Trần Trọng Thông – Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị huyện; cấp uỷ, chính quyền xã Phúc Khánh và đông đảo người dân thôn Làng Nủ.

Dự án tái thiết Khu dân cư nông thôn Làng Nủ có tổng diện tích thu hồi đất giai đoạn 1 là 13,04 ha. Đến nay, đã thống kê kiểm đếm xong và bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Đến ngày 17/10, toàn bộ 42 mặt bằng bố trí dân cư, mặt bằng trường học, nhà cộng đồng đã được hoàn thành và bàn giao cho Binh đoàn 12.

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường gặp gỡ, động viên Nhân dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh.

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường gặp gỡ, động viên Nhân dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh

Về tiến độ thi công xây dựng nhà ở và cơ sở hạ tầng, hiện đã đào móng, đóng ép cọc được 40/40 căn; đổ bê tông lót móng: 37/40 căn; lợp mái: 03/40 căn; lắp cấu kiện dầm: 20/40 căn; Lắp cấu kiện cột: 26/40 căn, lắp Panel sàn: 19/40 căn (6/19 sàn hoàn thiện); Lắp tường: 15/40 căn (4/15 tường hoàn thiện); Lắp vì kèo, xà gồ, thép mái: 9/40 căn; Lợp mái: 04/40 căn (2/3 mái hoàn thiện). Công tác thi công đường giao thông, rãnh thoát nước, cấp điện, cấp nước cũng đang được gấp rút triển khai. Dự kiến hạng mục nhà ở sẽ hoàn thiện toàn bộ phần mái trước ngày 02/12. Hạng mục đường giao thông, thoát nước hoàn thiện trước 18/12. Nhà cộng đồng triển khai phần móng xong trước 18/11. Hạng mục trường học xong trong tháng 12…

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường tặng quà cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12.

Tại nơi kiểm tra, đoàn công tác đã dành thời gian gặp gỡ nhân dân thôn Làng Nủ. Tại đây, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trịnh Xuân Trường và đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm cuộc sống của người dân sau thiên tai, động viên người dân thôn Làng Nủ nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân thôn Làng Nủ liên quan đến các nội dung, phần việc tái thiết cuộc sống như: lao động việc làm, liên kết sản xuất nâng cao thu nhập và bao tiêu sản phẩm cho người dân…


Đánh giá cao nỗ lực, sự chủ động của chính quyền địa phương, các đơn vị tham gia thực hiện Dự án, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Để Làng Nủ đàng hoàng hơn, đẹp hơn, an toàn và nghĩa tình hơn, tỉnh đã chỉ đạo chính quyền địa phương quyết tâm xây dựng Làng Lủ trở thành ngôi làng hạnh phúc. Đây cũng là quyết tâm chính trị cao nhất của cả hệ thống chính trị; do đó, trước mắt tỉnh sẽ tập trung vào 3 mục tiêu chính là ổn định cuộc sống cho người dân tại nơi ở mới. Trong đó, tiến hành rà soát cho công tác đào tạo nghề và tạo công ăn việc làm cho người dân. Thứ 2 là khôi phục lại sản xuất nông nghiệp, tạo các sản phẩm đặc trưng của Làng Nủ. Thứ 3 nữa là từng bước hình thành điểm du lịch tại Làng Nủ. Từ đó để hồi sinh, xây dựng nơi đây trở thành ngôi làng hạnh phúc và chuyển đổi số, từng bước giúp bà con đứng lên sau bão lũ. 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường cũng đề nghị các sở ngành, địa phương tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành Dự án theo đúng tiến độ đề ra.
Cũng tại buổi kiểm tra, đồng chí Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã trao tặng phần quà ý nghĩa động viên tinh thần lao động của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 - đơn vị thi công Dự án khu tái định cư thôn Làng Nủ.

Tác giả bài viết: Bích Quyên - Trọng Điểm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây