Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông Bảo Yên

https://truyenhinhbaoyen.vn

Ban chỉ đạo 90 ngày cao điểm GPMB Cảng hàng không Sa Pa họp triển khai nhiệm vụ

Ngày 21/9, tại huyện Bảo Yên, Ban chỉ đạo 90 ngày cao điểm GPMB Cảng hàng không Sa Pa họp triển khai thực hiện chiến dịch cao điểm “90 ngày hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Sa Pa” . Đồng chí Nguyễn Trọng Hài - UV BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 90 ngày cao điểm GPMB Cảng hàng không Sa Pa chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Về phía huyện Bảo Yên, có đồng chí Nguyễn Anh Chuyên- UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo; đồng chí Tô Ngọc Liễn- Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Công Tư- UV BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Việt Hà- UV BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong BTV Huyện ủy; lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị liên quan; lãnh đạo xã Bảo Hà, Cam Cọn.

 
SP5
Quang cảnh cuộc họp.

 

SP1
Đồng chí Tô Ngọc Liễn - Chủ tịch UBND huyện báo cáo tiến độ GPMB Cảng hàng không Sa Pa tại cuộc họp.

Xác định công tác GPMB khu tái định cư và dự án Cảng hàng không Sa Pa là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của tỉnh Lào Cai nói chung  và huyện Bảo Yên nói riêng. Cảng hàng không Sa Pa đóng vai trò tương hỗ vận tải với đường sắt, đường bộ, thúc đẩy thương mại, du lịch giữa các vùng trong nước và với nước ngoài, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khu vực Bắc Trung Bộ đến khu vực Tây Bắc, đồng thời đảm bảo an ninh quốc phòng.  Để triển khai có hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ công tác bồi thường GPMB, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo thành lập “Ban chỉ đạo 90 ngày cao điểm GPMB Cảng hàng không Sa pa”. Thời gian thực hiện từ ngày 1/10/2022- 31/12/2022.
Đến nay, Dự án thành phần 1 (giai đoạn 1) thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sa Pa theo phương thức đối tác công tư (PPP) đã thực hiện GPMB xong 26,8ha khu khởi công; họp xét duyệt tư cách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 148 hộ tại thôn Cam 1,2,4, Cọn 1, thực hiện triển khai áp giá lại tài sản đối với 188 hộ theo Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh; kiểm đếm cây trồng trên đất lâm nghiệp được 157 hộ/169,4ha. Thực hiện biên tập sơ đồ thửa đất chồng chéo đất lâm nghiệp của 141 hộ gia đình đạt 228 thửa/237 thửa làm cơ sở giải quyết; thực hiện trích lục thửa đất thu hồi được 2.150 thửa và đã gửi 2.150 thửa đất cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Yên kiểm tra, in ký hoàn thiện trích lục thửa đất thu hồi; ban hành 174 thông báo thu hồi đất, niêm yết dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định; họp các hộ dân giải quyết chồng chéo đất lâm nghiệp được 32 hộ/52 thửa đất /49,37ha tại thôn Cam 3, Cam 4. Tổng kế hoạch vốn đã giải ngân đến ngày 17/9/2022 là 26.899,6/250.000 triệu đồng.

SP2
Đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - Bí thư Huyện ủy Bảo Yên phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Đối với Khu tái định cư Cảng hàng không Sa Pa, đã thu hồi và bàn giao cho đơn vị thi công là: 50,5/55,5 ha (đạt 91,8 %). Tổng số hộ phải GPMB 168 hộ (một số hộ trùng với hộ ở giai đoạn 1); trong đó số hộ đã phê duyệt GPMB là: 136/148 hộ (Đạt 91,8%). GPMB Đường tránh tỉnh lộ 151C. Tổng số hộ đã giao đất tái định cư (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) được 84/92 hộ. Hiện tại đã có 38 hộ đã xây dựng nhà ở. Tổng vốn đã giải ngân là: 330,676/370 tỷ đồng, đạt 89,37% kế hoạch vốn giao.

 
SP2
Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu thảo luận.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo và các đại biểu tham dự cuộc họp đã tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến đối với công tác GPMB và các giải pháp để duy trì hoạt động có hiệu quả của Ban chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hài- UV BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thực hiện chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm GPMB khu tái định cư và GPMB Cảng hàng không Sapa phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Trọng Hài - UV BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thực hiện chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm GPMB khu tái định cư và GPMB Cảng hàng không Sapa phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Trọng Hài yêu cầu: Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện Bảo Yên thường xuyên kiểm tra, giám sát trực tiếp tiến độ thực hiện tại hiện trường; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ đề ra. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân thuộc diện GPMB dự án và Nhân dân trên địa bàn xã Cam Cọn đồng thuận, ủng hộ, vận động người thân thuộc diện GPMB chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tiếp tục duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc và Trung tâm chỉ huy thường trực tại xã Cam Cọn; trưng tập cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất đạo đức tham gia thực hiện công tác GPMB. 

Tác giả bài viết: Bích Quyên

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây